\section*{Заключение}

В ходе выполнения курсовой работы была разработана и апробирована методика экономического обоснования для малого open-source проекта на примере создания консольного архиватора, реализующего алгоритм DEFLATE.

\textbf{Основные результаты работы:}

\begin{enumerate}
	\item Проведён анализ теоретических основ разработки открытого программного обеспечения, включая классификацию ПО, философию open source, типы лицензий и современные модели монетизации. Особое внимание уделено работам Д. Рихле, раскрывающим экономическую мотивацию различных участников open-source экосистемы, и исследованиям К. Поппа, систематизирующим риски и практики коммерческого использования открытого кода.
	
	\item Выполнен количественный анализ истории разработки трёх классических open-source архиваторов (\texttt{bzip2}, \texttt{xz utils}, \texttt{zstd}), который подтвердил реалистичность планируемых трудозатрат и позволил оценить масштаб проекта-аналога (\texttt{bzip2} с объёмом кода ~16,6 тыс. строк).
	
	\item Разработана детальная оценка трудозатрат на создание MVP (200 человеко-часов, ФОТ 240 тыс. руб.), которая была верифицирована с помощью параметрической модели COCOMO I. Расхождение между декомпозиционной оценкой и моделью COCOMO (1856 часов) объясняется спецификой малых утилит и открытым характером разработки, что позволило использовать результат COCOMO как верхнюю границу трудозатрат.
	
	\item Произведён расчёт капитальных и операционных затрат. Общий объём CAPEX составил 307 тыс. руб., годовые операционные расходы (OPEX) — 473 тыс. руб. Показано, что структура затрат для open-source проекта радикально смещена в сторону ФОТ при нулевой стоимости лицензионного ПО.
	
	\item Выполнено прогнозирование выручки по трём сценариям с учётом данных о типичной конверсии пользователей в клиенты (0,5–2\%) для single-vendor open source компаний \cite{riehle_single_vendor_2012}. В реалистичном сценарии годовая выручка составила 37,5 тыс. руб., что привело к убытку 437 тыс. руб. и отрицательной рентабельности инвестиций (–242\%).
	
	\item Рассчитана точка безубыточности (20 контрактов поддержки в год), показана недостижимость этого показателя в рамках чисто сервисной модели для данного проекта.
	
	\item Предложена адаптированная методика оценки эффективности open-source проектов, учитывающая не только денежные потоки, но и нематериальные выгоды: накопление человеческого капитала («коммиттер-премия»), репутационные эффекты, вклад в экосистему. Разработаны формулы для количественной оценки этих компонентов.
	
	\item Сформулированы практические рекомендации для разработчика open-source проекта, включающие выбор гибридной бизнес-модели (Open Core, SaaS), использование расширенной формулы рентабельности, работу с сообществом и внедрение элементов open source governance.
\end{enumerate}

\textbf{Выводы:}

Проведённое исследование подтвердило исходную гипотезу о том, что классические методы экономической оценки, ориентированные на коммерческую разработку, дают отрицательные результаты применительно к open-source проектам и не отражают их реальной ценности. Парадокс open source заключается в несоответствии высокой общественной полезности и низкой или отрицательной коммерческой рентабельности, измеряемой традиционными финансовыми показателями.

Предложенная в работе адаптированная методика, сочетающая классические подходы (COCOMO, расчёт CAPEX/OPEX) с оценкой нематериальных выгод (человеческий капитал, репутация, экосистемный вклад), позволяет более адекватно оценивать эффективность малых open-source проектов и обосновывать целесообразность их разработки, особенно в образовательном и академическом контексте.

Практическая значимость работы заключается в создании инструментария, который может быть использован студентами, начинающими разработчиками и исследователями для экономического обоснования собственных open-source инициатив, а также для выбора оптимальной стратегии монетизации.

\textbf{Направления дальнейших исследований:}

\begin{itemize}
	\item Эмпирическая верификация предложенных коэффициентов для оценки «коммиттер-премии» на российском рынке труда.
	\item Разработка методики количественной оценки вклада проекта в экосистему через анализ графа зависимостей.
	\item Исследование применимости предложенного подхода для других типов open-source проектов (библиотеки, фреймворки, инфраструктурное ПО).
\end{itemize}

Таким образом, цель курсовой работы — разработка и апробация методики экономического обоснования для малого open-source проекта — достигнута, все поставленные задачи выполнены.